Subject: TR: Démarrage des travaux de la crèche associative La Maison des Bout'Chou située 8, place Farhat Hached à Paris 13è
From: "Baron-Boisse, Magali" <[email-masked]>
To: 'Anne-Christine Lang' <[email-masked]>
Date: Tue, 24 May 2016 18:18:47 +0000

Pour info
Je vais suivre et si cela pose souci, on interviendra

Magali BARON-BOISSE
Chargée de mission petite enfance, vie associative, handicap
(lundi-mardi-jeudi-vendredi)
1, place d'Italie - 75013 Paris
Tél : 01.44.08.12.66.
Fax : 01.44.08.13.17.
Courriel : [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Web: www.mairie13.paris.fr<http://www.mairie13.paris.fr>

De : Humann, Dorothée
Envoyé : mardi 24 mai 2016 18:56
À : [email-masked]
Cc : Sada, Franck; Desplats, Sylvie; Baron-Boisse, Magali; Marie Desmoulins ([email-masked])
Objet : Démarrage des travaux de la crèche associative La Maison des Bout'Chou située 8, place Farhat Hached à Paris 13è

Bonjour Monsieur,

Comme vous le savez, l’association « La Maison des Bout’Chou »  est en train de conclure avec Paris-Habitat un bail de location pour le local neuf situé 8, place Farhat Hached à Paris 13ème, afin d’y réaliser une crèche de 20 places.

Or, cette association vient de m’informer des problèmes qu’elle rencontre au moment de la livraison de la coque brute. Il apparaît, en effet, que l’accès à la structure est rendu impossible en raison de travaux entrepris par le groupe Bouyghes sur des réseaux en sous-sol, ce qui occasionne la formation d’un trou béant devant l’entrée de la future crèche.

Je tenais donc à vous alerter sur cette situation qui risque de remettre en cause le démarrage du chantier de travaux d’aménagement de la crèche, prévu à compter du 6 juin prochain. Si le commencement du chantier devait être décalé, cela impacterait tout le déroulé de l’opération et retarderait l’ouverture de la crèche qui doit avoir lieu début janvier 2017.

Afin de contourner ces difficultés et éviter tout dérapage de calendrier, l’association propose une solution palliative consistant à installer une grue qui permettrait de transporter les matériaux encombrants nécessaires à l’exécution des travaux de second œuvre dans les délais impartis.

Toutefois, cette prestation entraîne un surcoût (en cours de chiffrage) que l’association n’avait pas prévu de financer dans le cadre de cet aménagement. En conséquence, elle ne peut assumer des dépenses supplémentaires pour des aléas qui ne lui sont pas imputables.

Dans ces conditions, je souhaiterais savoir si Paris-Habitat pourrait prendre en charge ces frais en se faisant dédommager par l’entreprise responsable.

Dans l’attente de vous lire, bien cordialement,
Dorothée Humann
DFPE – Bureau des partenariats
Chef de projet
01.43.47.73.89